Subject: Automatické prodloužení lhůty plnění_knihovna_PD interiéru
From: Štěpán Jiří <[email-masked]>
To: [email-masked]
Cc: [email-masked], Pechová Jitka<[email-masked]>
Date: Tue, 21 Oct 2025 08:06:10 +0000

Vážený pane inženýre,
ve věci plnění Smlouvy o dílo uzavřené dne 26.06.2025 na zhotovení 
projektové dokumentace s názvem "Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu - 
projektová dokumentace interiéru" (dále jen "smlouva") Vám tímto 
sdělujeme, že se v souladu s odst. 4.4 smlouvy prodlužuje  lhůta plnění 
díla dle odst. 4.2 smlouvy. K prodloužení lhůty plnění dochází z důvodu, 
že objednatel neposkytl zhotoviteli včas potřebnou součinnost nezbytnou 
pro řádné provádění díla, zejména z důvodu pozdržení odpovědí na 
technické a provozní dotazy zhotovitele, kdy zpoždění bylo způsobeno 
nutností získat stanovisko budoucího provozovatele objektu. Objednatel 
si je plně vědom svého prodlení s poskytnutím součinnosti a s 
prodloužením lhůty plnění souhlasí.
Lhůta plnění díla dle odst. 4.2 smlouvy se tak v souladu s odst. 4.4 
smlouvy prodlužuje o 30 kalendářních dnů.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny.
S pozdravem

Mgr. Jiří Štěpán
vedoucí odboru rozvoje města

+420 556 879 650, +420 731 505 959
[email-masked]

Město Kopřivnice
Městský úřad Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21  Kopřivnice

www.koprivnice.cz
facebook.com/m.koprivnice <http://www.facebook.com/m.koprivnice>
instagram.com/mestokoprivnice <http://www.instagram.com/mestokoprivnice>